• 21.12.2023 09:10 | Update für Ostholstein:

    Im letzten Update zu Ostholstein haben wir euch versprochen uns im Dezember wieder mit Neuigkeiten zu melden. Es ist somit wieder Zeit für ein Update aus Ostholstein, denn seit unserem letzten Blogbeitrag gibt es einige Neuerungen. 

    Wir sind weiterhin planmäßig und werden spätestens am ersten März mit den Bauarbeiten beginnen. Unser Ziel ist es nach wie vor, sogar noch früher zu starten.

    Entgegen unserer Ankündigung, euch bereits diesen Monat über die Zuständigkeiten der Tiefbauunternehmen für jede Gemeinde zu informieren, haben wir uns entschieden, mit dieser Mitteilung zu warten, bis die Verträge im Januar unterschrieben sind.

    Aktueller Stand

    Änderungen oder Neuigkeiten zum letzten Post (https://glasfaser.tng.de/ostholstein-ende-der-bewerbungsfrist-fuer-tiefbauunternehmen/) sind hier gelb markiert:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.
    – Ahrensbök ist ein Teil der Ausschreibung.

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit unsere Kunden, die sich kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    – Verzögerungen bei Gasverlegung beeinflussen die Glasfaserplanung
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen, wie z.B abgeplatzter Putz an Hauswänden, Schönheitsreparaturen als Folge des Tiefbaus
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Die Arbeiten am POP (Knotenpunkt) werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen auf Erfüllung der Anforderungen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen.

    Update zu den Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen auf Erfüllung der Anforderungen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz als Voraussetzung für die Anbindung der Anschlüsse ist in Betrieb genommen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Wir haben bereits eine Lösung gefunden, und der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals geplant.
    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Neukirchen ist Teil der Ausschreibung
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Ratekau ist ein Teil der Ausschreibung.
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Trasse ist komplett fertig, es geht nur noch um den Anschluss einzelner Hausanschlüsse
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog im Januar, wenn wir euch die neuen Tiefbauunternehmen vorstellen und ihre Zuständigkeitsbereiche bekanntgeben. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    0
    0

    Der Beitrag Update für Ostholstein: erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 23.11.2023 18:00 | Ostholstein-Ende der Bewerbungsfrist für Tiefbauunternehmen

    Im Oktober haben wir euch hier darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Zweckverband Ostholstein sich von seinem bisherigen Tiefbaupartner getrennt hat, um weitere Verzögerungen in eurem Sinne zu vermeiden. Der Zweckverband hat den Tiefbau für die Gemeinden daraufhin neu ausgeschrieben, und die Abgabefrist für diese Ausschreibung endete am 16.11.2023.

    Weitere Einzelheiten zur Beendigung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Tiefbaupartner in Gemeinden in Ostholstein, findet ihr hier:https://glasfaser.tng.de/zusammenarbeit-mit-tiefbaupartner-beendet-und-neuausschreibung/

    Wie und wann geht es weiter?

    In den kommenden vier Wochen befinden wir uns im Auswahlprozess und planen, euch noch im Dezember die Namen unserer neuen Partner mitzuteilen. Die frisch gewonnenen Partner werden ein umfassendes Onboarding, sowie eine sorgfältige Übergabe von uns erhalten. In dieser Phase werden Begehungen durchgeführt, Ablaufinformationen geklärt und der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.

    Gemäß der Ausschreibung ist der späteste Baubeginn für den 1. März 2024 festgelegt, sollten es die Wetterbedingungen zulassen, sind wir natürlich bemüht früher zu starten.

    Aktueller Stand

    Um euch über den Fortschritt des Tiefbauunternehmens in eurer Gemeinde auf dem Laufenden zu halten, teilen wir euch hier den aktuellen Stand mit:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Ahrensbök ist ein Teil der Ausschreibung
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut
    Beschendorf6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    – Verzögerungen bei Gasverlegung beeinflussen die Glasfaserplanung
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – TNG ist im Gespräch mit dem Bauamt
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    Ratekau2– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Ratekau ist ein Teil der Ausschreibung.
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Mehr als 95% ist schon ausgebaut
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog im Dezember, wenn wir euch die neuen Tiefbauunternehmen vorstellen und ihre Zuständigkeitsbereiche bekanntgeben. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    0
    0

    Der Beitrag Ostholstein-Ende der Bewerbungsfrist für Tiefbauunternehmen erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 05.10.2023 15:00 | Zusammenarbeit mit Tiefbaupartner beendet und Neuausschreibung

    Ostholstein – Im Gebiet des Zweckverbands Ostholstein (ZVO) haben wir bis heute in Kooperation mit dem Zweckverband Ostholstein über die Hälfte der unterversorgten Haushalte mit schnellem Internet ausgestattet. Dennoch ist es immer wieder zu Verzögerungen und Irritationen mit einem der Tiefbaupartner gekommen, deren Folgen ihr zu spüren bekommen habt.

    Um den Ausbau in Ostholstein schnellstmöglich zu einem verlässlichen Abschluss zu bringen, hat der ZVO jetzt entschieden, die Zusammenarbeit mit diesem Tiefbauunternehmen zu beenden. Trotz intensiver Gespräche konnte nicht der Eindruck gewonnen werden, dass der Bauzeitenplan künftig verlässlicher, reibungsloser und schneller abgearbeitet werden kann.

    Wir unterstützen ausdrücklich dieses Vorgehen. Dazu unser Geschäftsführer Gunnar Peter: „Die Bauverzögerungen gingen zu Lasten unserer TNG-Kundschaft. Daher blicken wir mit Zuversicht auf diese neue Phase im Tiefbau Ostholsteins.“

    Das bedeutet konkret, der Tiefbau für sieben Gemeinden wird neu ausgeschrieben
    Die von dem Tiefbauunternehmen betreuten Gemeinden waren Ratekau, Ahrensbök, Großenbrode, Fehmarn, Heringsdorf, Neukirchen und Gremersdorf. Für diese Gemeinden wird momentan die Neuausschreibung vorbereitet und bis Mitte Oktober veröffentlicht. Wegen der öffentlichen Förderung von Bund und Land ist dieser Schritt zwingend notwendig. Es besteht die Möglichkeit, die Aufträge künftig auch an mehrere Unternehmen zu vergeben. Dies würde die Arbeitslast besser verteilen und mehr Flexibilität gewährleisten.

    „Mit dieser schnellen Neuausschreibung sollten die Aufträge planmäßig zum Jahreswechsel neu vergeben sein. Nach der baulichen Winterpause würden die neu beauftragten Unternehmen ihre Arbeit Anfang 2024 in den betroffenen Gemeinden parallel aufnehmen können,“ ergänzt Leon Stolp, TNG Projektleiter für den Glasfaserausbau in Ostholstein. „Wir wissen auch, dass wir den Menschen in Ostholstein in den vergangenen Jahren einiges an Geduld und Verständnis abverlangt haben. Dafür bitte ich im Namen unserer Geschäftsführung um Entschuldigung und verspreche, dass wir euch hier im Blog so transparent und engmaschig über die Entwicklung der kommenden Monate informieren werden, damit ihr bestmöglich Bescheid wisst.“

    0
    0

    Der Beitrag Zusammenarbeit mit Tiefbaupartner beendet und Neuausschreibung erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.