• 14.03.2024 09:52 | Neues Update für Ostholstein:

    Good News – seit Mitte vergangener Woche sind in diversen Gemeinden die Bauaktivitäten wieder angelaufen.
    Auch für uns ein kleines Highlight und nicht ganz ohne Nervenflattern, denn einige unserer osteuropäischen Kollegen kamen zeitweise nicht über die von Bauern blockierten Landesgrenze. Deshalb an einigen Baustellen Start der Aktivitäten am Mittwoch und nicht am Montag.. Kannste dir echt nicht ausdenken. 🤦🏻‍♀️
    … und die zwei Tage Verzögerung gefährden natürlich keine Fertigstellungstermine.

    Das Enddatum für den Tiefbau in Ostholstein ist der Dezember 2024, selbst falls wieder Herausforderungen wie schlechtes Wetter, aufwändige Genehmigungsverfahren, verärgerte Landwirte, Materialknappheit oder, was niemand hofft, neue militärische Konflikte oder eine neue Pandemie um die Ecke kommen und uns einen Strich durch die Rechnung machen wollen.

    Bauleistung im Verlauf des Glasfaserausbaus

    Falls Ihr gerade diesen Artikel lest und euch fragt, weshalb trotz vermeintlichen Baustarts weit und breit keinerlei Tiefbauaktivitäten zu sehen sind, dank unseres Projektleiters Leon 👷🏼‍♂️ (hier ein Archivbild) ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Projektplanung. Insbesondere in der Startphase des Tiefbaus laufen die sichtbaren Bauaktivitäten eher langsam an, weil bspw. Bodenbeschaffenheit und Planung vor Ort berücksichtigt werden müssen, bevor die „Bagger rollen“ – anschließend wird mit „Vollgas“ ausgebaut. Sollte bei euch zum Ende einer angekündigten Tiefbauphase erneut der Eintrag „gähnender Leere“ auf den Baustellen entstehen, ist das in der Regel ein gutes Zeichen – dann wurde ein geplanter Puffer für nicht vorhersehbare Verzögerungen nicht benötigt.

    Aktueller Stand (Änderungen zur letzten Version wie immer gelb hervorgehoben)

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.

    – Tiefbauer (Gebrüder Hamann) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Baustart für voraussichtlich April geplant
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit sämtliche Kunden, die sich noch kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse („Glasfaser liegt in der Straße“) bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Bosau3– fertig ausgebaut ✅
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt – anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Ausbauarbeiten wieder aufnehmen.
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Letzte Woche Abstimmung mit dem Bauamt gab es eine Abstimmung mit dem Bauamt und wir starten im März mit den Terminierungen und Hausbegehungen.
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    Die ersten Bautätigkeiten sind für Anfang April geplant. Weil Gremersdorf das Glasfasersignal(Lichtsignal) via Heringsdorf erhält, müssen wir zunächst dort für die richtige Glasfaserinfrastruktur sorgen.

    Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Gremersdorf starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt – weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht. Deshalb hat in diesem Fall Heringsdorf die Nase vor Gremersdorf.

    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Erste Bautätigkeiten starten im März
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.

    – Tiefbau wird fortgeführt
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Bauanlauf ist passiert und wir starten in Rellin
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Arbeiten wieder aufnehmen.
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben.

    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.

    – Für Kreuzberg planen wir eine Fertigstellung im April
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 96 % Fertig
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 98 % Fertig
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 97 % Fertig
    1
    1

    Der Beitrag Neues Update für Ostholstein: erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 08.02.2024 12:42 | Update zu Ostholstein: Bauzeitpläne werden ausgearbeitet

    Es ist wieder Zeit für ein Update aus Ostholstein! Nach unserem letzten Bericht im Dezember 2023 gibt es einige Entwicklungen, die wir mit euch teilen möchten.

    Unsere Planung, im März mit den Tiefbauarbeiten zu starten, steht nach wie vor nichts im Wege. In den letzten Wochen hatten wir Zeit, unsere neuen Partner im Tiefbau kennenzulernen und die Bauanlaufgespräche zu führen. Ein Bauanlaufgespräch ist ein Treffen zu Beginn eines Projekts, bei dem alle beteiligten Parteien zusammenkommen, um wichtige Aspekte des Bauprojekts zu besprechen. Dazu gehören typischerweise Details zu den Bauplänen, Genehmigungen, Sicherheitsvorkehrungen und die Koordination der Arbeiten. Das Ziel des Bauanlaufgesprächs ist es, sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein klares Verständnis für ihre Rollen und Verantwortlichkeiten haben und dass das Bauprojekt reibungslos und effizient abläuft.

    Diese Woche begrüßen wir die Tiefbauunternehmen bei TNG vor Ort in Kiel und freuen uns darauf, gemeinsam die Bauzeitpläne zu erarbeiten.

    Ein Bauzeitplan ist eine detaillierte Zeitleiste oder ein Zeitplan, der die verschiedenen Phasen unseres Glasfaserausbaus sowie die Zeitrahmen für die Fertigstellung festlegt. Er wird von unseren Kollegen aus Planung und Bau zusammen mit unserem Nachunternehmen erstellt, um den Ablauf des Bauprozesses zu organisieren und zu überwachen.

    Der Bauzeitplan umfasst typischerweise verschiedene Aufgaben, Meilensteine und Lieferungen, die während des Bauprozesses erforderlich sind. Er berücksichtigt Faktoren wie die Verfügbarkeit von Materialien, die Koordination von Arbeitskräften, Genehmigungsverfahren, Wetterbedingungen und andere potenzielle Verzögerungen. Durch die Erstellung eines detaillierten Bauzeitplans können wir sicherstellen, dass das Bauprojekt termingerecht abgeschlossen wird und dass Ressourcen effizient genutzt werden.

    Unsere neuen Tiefbau-Partner für Ostholstein:

    Welches Tiefbauunternehmen für welches Gebiet oder eure Gemeinde zuständig ist, erfahrt ihr in der Tabelle.

    Aktueller Stand

    Änderungen oder Neuigkeiten zum letzten Post (https://glasfaser.tng.de/ostholstein-ende-der-bewerbungsfrist-fuer-tiefbauunternehmen/) sind hier gelb markiert:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer(Gebrüder Hamann) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit unsere Kunden, die sich kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen, wie z.B abgeplatzter Putz an Hauswänden, Schönheitsreparaturen als Folge des Tiefbaus
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer(Hanse Pohl) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben.

    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Trasse ist komplett fertig, es geht nur noch um den Anschluss einzelner Hausanschlüsse
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Wieso verträgt sich Tiefbau nicht mit Regen?

    Leider gilt diese Info von Leon, unserem Projektleiter für Ostholstein aus dem Januar auch im Februar. Tiefbau sowie Schwimmflossen und Tauchermaske vertragen sich einfach nicht:

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog zum Baustart im März. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    1
    0

    Der Beitrag Update zu Ostholstein: Bauzeitpläne werden ausgearbeitet erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 21.12.2023 09:10 | Update für Ostholstein:

    Im letzten Update zu Ostholstein haben wir euch versprochen uns im Dezember wieder mit Neuigkeiten zu melden. Es ist somit wieder Zeit für ein Update aus Ostholstein, denn seit unserem letzten Blogbeitrag gibt es einige Neuerungen. 

    Wir sind weiterhin planmäßig und werden spätestens am ersten März mit den Bauarbeiten beginnen. Unser Ziel ist es nach wie vor, sogar noch früher zu starten.

    Entgegen unserer Ankündigung, euch bereits diesen Monat über die Zuständigkeiten der Tiefbauunternehmen für jede Gemeinde zu informieren, haben wir uns entschieden, mit dieser Mitteilung zu warten, bis die Verträge im Januar unterschrieben sind.

    Aktueller Stand

    Änderungen oder Neuigkeiten zum letzten Post (https://glasfaser.tng.de/ostholstein-ende-der-bewerbungsfrist-fuer-tiefbauunternehmen/) sind hier gelb markiert:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.
    – Ahrensbök ist ein Teil der Ausschreibung.

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit unsere Kunden, die sich kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    – Verzögerungen bei Gasverlegung beeinflussen die Glasfaserplanung
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen, wie z.B abgeplatzter Putz an Hauswänden, Schönheitsreparaturen als Folge des Tiefbaus
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Die Arbeiten am POP (Knotenpunkt) werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen auf Erfüllung der Anforderungen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen.

    Update zu den Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Derzeit überprüfen wir die eingegangenen Angebote der Nachunternehmen auf Erfüllung der Anforderungen.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz als Voraussetzung für die Anbindung der Anschlüsse ist in Betrieb genommen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Wir haben bereits eine Lösung gefunden, und der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals geplant.
    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Neukirchen ist Teil der Ausschreibung
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Ratekau ist ein Teil der Ausschreibung.
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Trasse ist komplett fertig, es geht nur noch um den Anschluss einzelner Hausanschlüsse
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog im Januar, wenn wir euch die neuen Tiefbauunternehmen vorstellen und ihre Zuständigkeitsbereiche bekanntgeben. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    0
    0

    Der Beitrag Update für Ostholstein: erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 23.11.2023 18:00 | Ostholstein-Ende der Bewerbungsfrist für Tiefbauunternehmen

    Im Oktober haben wir euch hier darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Zweckverband Ostholstein sich von seinem bisherigen Tiefbaupartner getrennt hat, um weitere Verzögerungen in eurem Sinne zu vermeiden. Der Zweckverband hat den Tiefbau für die Gemeinden daraufhin neu ausgeschrieben, und die Abgabefrist für diese Ausschreibung endete am 16.11.2023.

    Weitere Einzelheiten zur Beendigung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Tiefbaupartner in Gemeinden in Ostholstein, findet ihr hier:https://glasfaser.tng.de/zusammenarbeit-mit-tiefbaupartner-beendet-und-neuausschreibung/

    Wie und wann geht es weiter?

    In den kommenden vier Wochen befinden wir uns im Auswahlprozess und planen, euch noch im Dezember die Namen unserer neuen Partner mitzuteilen. Die frisch gewonnenen Partner werden ein umfassendes Onboarding, sowie eine sorgfältige Übergabe von uns erhalten. In dieser Phase werden Begehungen durchgeführt, Ablaufinformationen geklärt und der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.

    Gemäß der Ausschreibung ist der späteste Baubeginn für den 1. März 2024 festgelegt, sollten es die Wetterbedingungen zulassen, sind wir natürlich bemüht früher zu starten.

    Aktueller Stand

    Um euch über den Fortschritt des Tiefbauunternehmens in eurer Gemeinde auf dem Laufenden zu halten, teilen wir euch hier den aktuellen Stand mit:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Ahrensbök ist ein Teil der Ausschreibung
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut
    Beschendorf6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    – Verzögerungen bei Gasverlegung beeinflussen die Glasfaserplanung
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – TNG ist im Gespräch mit dem Bauamt
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%
    – Plan ist der Abschluss im Q1/ 2024 und anschließende „schlüsselfertige“ Übergabe des Netzes an Zweckverband Ostholstein
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) muss noch an das Netz angeschlossen werden

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    Ratekau2– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Ratekau ist ein Teil der Ausschreibung.
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist noch nicht an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Mehr als 95% ist schon ausgebaut
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog im Dezember, wenn wir euch die neuen Tiefbauunternehmen vorstellen und ihre Zuständigkeitsbereiche bekanntgeben. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    0
    0

    Der Beitrag Ostholstein-Ende der Bewerbungsfrist für Tiefbauunternehmen erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.