• 18.06.2024 08:26 | Update Ostholstein: Das MFG – die unscheinbare Superkraft 

    Gesehen habt ihr es ganz bestimmt schon mal – 🥁🥁🥁 Das Multifunktionsgehäuse! (MFG).

    Die grauen, eher unscheinbaren Kästen sehen nicht gerade spektakulär aus, haben aber ganz schön was drauf. Denn im Inneren ist modernste Technik verbaut. Eingesetzt werden die sogenannten MFGs vor allem als Verteiler und Knotenpunkte.

    In diesen Kästen wird beispielsweise das Glasfasernetz von einer Hauptleitung in viele kleinere Leitungen verteilt, die verschiedene Ausbaugebiete, Straßenzüge und Häuser mit Glasfaser versorgen können.

    Innenansicht eines MFGs

    Ein MFG kann allerdings auch zur Verlängerung des Lichtsignals genutzt werden. Das Lichtsignal funktioniert einwandfrei über eine Strecke von circa 50 Kilometer. Sofern allerdings eine längere Strecke (vor allem in ländlichen Regionen) überbrückt werden muss, nutzen wir ein MFG auf der Strecke, um das Lichtsignal in elektrische Signale und anschließend zurück in Lichtsignale zu übersetzen. Dann beginnt die Kilometer-Zählung quasi wieder bei „0“. Das ist ähnlich zum Einsatz eines WLAN-Repeaters zuhause, um auch auf dem Dachboden noch bestes Internet zu haben. 

    So auch in Malente: Die Hauptrasse, mit der wir Malente Kreuzfeld an das bestehende Netz anschließen, ist circa 60 Kilometer lang und damit etwas zu lang, um reibungslos und ohne Verluste das Lichtsignal durchzuschicken. Deshalb haben wir uns entschieden, ein sogenanntes aktives MFG dazwischen zu schalten. „Aktiv“ bedeutet in dem Fall, dass es eine Stromversorgung benötigt, damit die Technik funktioniert und die eingebaute Klimaanlage ihre Dienste tun kann. Wir binden das MFG also ans Stromnetz an. Aus dem Grund kann die auf den ersten Blick einfache und schnelle Lösung dann trotzdem zu einer Verzögerung von mehreren Wochen führen. Zugegeben – das mag kurzfristig zusätzliche Wartezeit bedeuten, langfristig ist das aber der einzige Weg, um unser Highspeed-Versprechen auch tatsächlich zu halten. Anderenfalls hättet ihr Malenter:innen das Gefühl, der „Geist von Malente“ sei nach 50 Jahren zurückgekehrt und sorgt in eurem Internet für Störungen. 

    In der folgenden Tabelle findet ihr neue Infos aus den Ausbaugebieten in Ostholstein. Damit es übersichtlich bleibt, haben wir veraltete Updates aus der Tabelle entfernt. Ihr könnt diese aber in den älteren Beiträgen zu Ostholstein immer noch finden.

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Baustart erfolgt
    – Momentan schließen wir mittels Spülbohrverfahren die Lücken zwischen Scharbeutz und Ahrensbök.
    – Wir konzentrieren uns derzeit auf die Tiefbauarbeiten in einigen kleineren Gebieten wie z.B. Schwochel, um neben dem Tiefbau auch die LWL-Montagen voranzubringen.
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅
    – Zweite Bauphase läuft ✅
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen.
    – Letze Lückenschließungen im bestehenden Netz. Sobald die Trasse fertig ist, wird das Hauptkabel eingeblasen.
    Bosau3– fertig ausgebaut ✅  
    – Die zweite Bauphase, die sogenannte Nachverdichtung, startet demnächst.
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt – anschließend werden die Hausanschlüsse montiert.
    – Verzögerung: Das Ausbauende hat sich auf Mitte Q3 verschoben.
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%.
    – Hauptglasfaserkabel wird diese Woche eingeblasen. Wir rechnen mit Licht in zwei bis drei Wochen.
    Fehmarn8– Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt.
    – Wir starten in Kalenderwoche 20 mit den Hausanschlüssen.  
    – Am 17.06. und 18.06. beginnt der Trassenbau.
    Göhl5– Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.  
    – Die Arbeiten für den Bypass durch Gremersdorf sind gestartet.

    Gremersdorf7– Tiefbauer (BSL) ist beauftragt
    – Die ersten Bautätigkeiten sind für Anfang April geplant. Weil Gremersdorf das Glasfasersignal (Lichtsignal) via Heringsdorf erhält, müssen wir zunächst dort für die richtige Glasfaserinfrastruktur sorgen.

    Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Gremersdorf starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt – eben weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht. Deshalb hat in diesem Fall Heringsdorf die Nase vorn vor Gremersdorf.


    – Der Bau ist in vollem Gange.
    Grömitz6– Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2 – Die ersten Hausanschlüsse werden montiert – Geplante Fertigstellung Mitte /Ende Q2 –  Es gab eine leichte Verzögerung durch das schlechte Wetter.
    – 40 % der Kund:innen surfen bereits mit Highspeed durchs Internet.

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Aktuell sind wir im Zeitplan und es surfen bereits > 100 Grubianer mit Highspeed (Ernsthafte Frage: Wie wollt ihr genannt werden Anwohnende in Grube?)
    – 60 % der Hausanschlüsse sind bereits montiert (nicht moniert) ➡ Einer der wenigen Anlässe, zu denen wir das „T“ uneingeschränkt begrüßen.
    Großenbrode8– Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt
    – Ab Kalenderwoche 26 starten wir mit dem Pflug.


    Weil uns mehrere Fragen erreicht haben: Das meinten wir mit „Pflug“. 👆
    Harmsdorf4– Nur noch Restarbeiten übrig. Es fehlen noch 6 Anschlüsse.
    Heringsdorf7– Tiefbauer (BSL) ist beauftragt
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    – Bau ist gestartet im Ortsteil Rellin. Geplante Fertigstellung des Tiefbaus Anfang Q3.
    Kabelhorst5– Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen – Letzte Lückenschlüsse auf der Haupttrasse
    – Die Zuleitung ist verlegt, jetzt muss noch das Hauptkabel eingeblasen werden. Wir rechnen mit Licht in zwei bis drei Wochen.

    Hinweis: Wenn das Licht da ist, steckt bitte euren ONT in die Steckdose, damit wir sehen können, ob alles funktioniert. Tipps und Tricks rund um die Erstaktivierung findet ihr in unserem Hilfe-Bereich auf unserer Website.
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    – Nachverdichtungsphase gestartet. Ausbau erfolgt innerhalb von vier Monaten.
    Kellenhusen5– Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – 20 % der Hausanschlüsse sind fertig montiert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%.
    – Fertigstellung Anfang Q3
    Malente3– Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung.

    Um vorerst die Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Dort mieten wir uns dann für eine kurze Strecke auf einer Fremdtrasse ein, um das Lichtsignal nach Kreuzfeld zu bringen.

    Update: Leider konnten wir die ursprüngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Die Strecke ist zu lang, um das Licht einfach so durch die Leitung zu schicken. Wir müssen ein MfG (Multifunktionsgehäuse) dazwischen setzen, um das Lichtsignal bis nach Kreuzfeld leiten zu können. In 8 Wochen ist es voraussichtlich da und angeschlossen (siehe oben „Erläuterungen zum MFG“).

    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Derzeit bauen wir Hausanschlüsse, und es finden noch letzte Lückenschließungen in der Hauptrasse statt. In sechs bis acht Wochen wird dann das Hauptkabel eingeblasen in die Trasse.
    Neukirchen7– Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt
    – Bautätigkeiten starten Mitte April, da wir in Neukirchen abhängig von Heringsdorf sind. Dort muss zunächst die Infrastruktur vorhanden sein, um in Neukirchen zu starten. Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Neukirchen starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt, weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht.  
    – Wir warten auf eine Mitverlegung, um das Signal von Grömitz nach Neukirchen zu bekommen. Deshalb verzögern sich unsere Bautätigkeiten weiterhin.
    Ratekau2– Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätig.
    – Bautätigkeiten im März begonnen – Geplante Fertigstellung des Tiefbaus im November 2024
    – Wir liegen gut im Zeitplan. 
    Riepsdorf5– Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – LWL-Montagen laufen. 60 % sind angeschlossen, davon surfen sogar schon zwei Drittel.
    Scharbeutz2– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 97 % fertig.
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Trasse und an den Hausanschlüssen möglich.
    85 % surfen bereits.
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Fertig ausgebaut  ✅
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Zweite Bauphase für Spätentschlossene gestartet, wir liegen im Zeitplan.✅
    – Wir starten demnächst mit den Hausanschlüsse in der zweiten Bauphase.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 97 % fertig
    1
    1

    Der Beitrag Update Ostholstein: Das MFG – die unscheinbare Superkraft  erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 24.05.2024 13:45 | Update Ostholstein: Unsere neuen Tarife jetzt überall!

    Wir rollen den roten Teppich aus, denn die volle Geschwindigkeit unserer 1.000er Tarife kommt jetzt auch direkt zu euch nach Ostholstein! Der Daten-Turbo, um euren Tarif aufzumotzen. Egal ob per E-Mail oder Telefon, wir stehen bereit, um euch den Wechsel so einfach wie möglich zu machen. Vereinbart direkt euren persönlichen Telefon-Termin mit uns und taucht ein in die Welt ultraschneller Verbindungen:

    https://www.terminland.de/tng/online/Support

    Was bedeutet eigentlich LWL-Montage?

    Der Tiefbau bei dir ist abgeschlossen und das Leerohr ist schon verlegt. Jetzt steht nur noch die LWL-Montage an, bevor wir dir Highspeed-Internet bieten können. Doch Moment mal, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem mysteriösen Begriff (LWL = Lichtwellenleiter)?

    Während der LWL-Montage wird das Glasfaserkabel durch das Leerohr eingeblasen und die Netzabschlussgeräte ONT (Optical Network Termination) und APL (Abschlusspunkt Linientechnik) bei dir im Haus installiert.

    Was macht der ONT

    Der ONT ist ca. doppelt so groß wie ein Handy und schwarz. Er empfängt optische Licht-Signale über das Glasfaserkabel von uns und wandelt sie in elektronische Signale um, die von den Geräten im Haus verarbeitet werden können. Umgekehrt wandelt der ONT elektronische Signale von deinen Endgeräten (PC, Kühlschrank oder Smarthomegeräte) in optische Signale um, die dann über das Glasfasernetzwerk an uns übertragen werden. Er ist also sowas wie ein Simultandolmetscher für dein Internet.

    Was macht der APL

    Der APL (= Anschlusspunkt Linientechnik) ist der kleine Bruder des ONT und kleidet sich üblicherweise in weiß. Er wird direkt im Haus genau dort montiert, wo das Glasfaserkabel aus der Wand herauskommt und in einem Raum, der jedem Hausbewohner zugänglich ist, wie zum Beispiel einem Hauswirtschafts- oder Kellerraum. Ein APL markiert den Übergangspunkt vom Glasfaserkabel des Internetanbieters zur internen Verkabelung deines Wohnhauses.

    In Einfamilienhäusern werden ONT und APL unmittelbar nebeneinander montiert und mit einem Glasfaserkabel-Steckverbinder verbunden. In Mehrfamilienhäusern oder einem mehrstöckigen Haus ist es allerdings ratsam, den ONT an einer anderen Stelle, näher am Router, zu platzieren.

    Der APL benötigt keinen Stromanschluss und wird in unserer LWL-Montage zusammen mit dem ONT von Partnerunternehmen montiert. Die Installation und ordnungsgemäße Konfiguration des APL für die Innenhausverkabelung sind entscheidend für eine zuverlässige Internetverbindung im Haushalt. Im APL lässt sich das Glasfaserbündel aufsplitten und kann bis zu 12 Wohneinheiten getrennt voneinander mit einer eigenen Glasfaser versorgen.

    Was passiert nach der Montage der Netzabschlussgeräte?

    Nach dem APL und ONT bei dir installiert wurden und das Lichtsignal bei dem ONT sicher ankommt, erhalten wir von unserem Nachunternehmen eine Erschlossenmeldung. Darauf hin bereiten wir alles für deine Aktivierung vor und schicken dir ein Bereitstellungsschreiben per Post. In diesem Schreiben teilen wir dir mit wann du freigeschaltet wirst. Deinen Router erhältst du eine Woche vor dem Bereitstellungsdatum, so hast du genügend Zeit ihn richt anzuschließen.

    Mehr Informationen zur Innenhausverkabelung findest du hier: https://www.tng.de/privatkunden/glasfaser/innenhausverkabelung/

    Und nach diesem Grundkurs in Fernmeldetechnik wie gewohnt unser aktueller Ausbaustatus in Ostholstein (Änderungen zur letzten Version wie immer gelb hervorgehoben)

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.

    – Tiefbauer (Gebrüder Hamann) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Baustart erfolgt
    Wir bauen von Scharbeutz zum Kernort Ahrensbök.
    Momentan werden Spülbohrungen durchgeführt.  

    Momentan schließen wir mittels Spülbohrverfahren die Lücken zwischen Scharbeutz und Ahrensbök.
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit sämtliche Kunden, die sich noch kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse („Glasfaser liegt in der Straße“) bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.   Zweite Bauphase läuft ✅
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Bosau3– fertig ausgebaut ✅
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt – anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Ausbauarbeiten wieder aufnehmen.  
    Die Zuleitung von einer anderen Gemeinde muss noch verlegt werden. Schaubild Grömitz
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuen Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Wir sind in die Baubegehungen gestarrtert. Die Firma Buelicom verschickt die Terminanfragen zur Begehung per Mail.
    Wir starten in Kalenderwoche 20 mit den Hausanschlüssen.
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.  
    Die Arbeiten für den Bypass durch Gremersdorf sind gestartet.
    Gremersdorf7– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Die ersten Bautätigkeiten sind für Anfang April geplant. Weil Gremersdorf das Glasfasersignal (Lichtsignal) via Heringsdorf erhält, müssen wir zunächst dort für die richtige Glasfaserinfrastruktur sorgen.

    Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Gremersdorf starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt – weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht. Deshalb hat in diesem Fall Heringsdorf die Nase vor Gremersdorf.

      – Der Bau ist in vollem Gange
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2 – Die ersten Hausanschlüsse werden montiert – Geplante Fertigstellung Mitte /Ende Q2 –  Es gab eine leichte Verzögerung durch das schlechte Wetter
    40 % der Hausanschlüsse sind bereits montiert.

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Aktuell sind wir im Zeitplan und es surfen bereits > 100 Grubianer mit Highspeed (Ernsthafte Frage: Wie wollt ihr genannt werden Anwohnende in Grube?)
    50 % der Hausanschlüsse sind bereits montiert
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Erste Bautätigkeiten starten im März – Ausbau gestartet
    Ab Kalenderwoche 22 starten wir mit dem Flug.
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.

    Nur noch Restarbeiten übrig, < 10 Anschlüsse befinden sich in Fertigstellung
    Heringsdorf7– Viele Teilbereiche sind noch nicht fertig – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Bauanlauf ist passiert und wir starten im Ortsteil Rellin – Geplante Fertigstellung des Tiefbaus Anfang Q3
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen – Letzte Lückenschlüsse auf der Haupttrasse
    Die Zuleitung von einer anderen Gemeinde muss noch verlegt werden.
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt, anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%.
    Fertigstellung Anfang Q3
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben.

    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.

    – Um vorerst die Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Dort mieten wir uns dann für eine kurze Strecke auf einer Fremdtrasse ein, um das Lichtsignal nach Kreuzfeld zu bringen.
    Leider konnten wir die ursprüngliche Planung bis Ende April nicht einhalten. Neuer Zeitplan in Arbeit, wir melden uns hier, sobald es ein Update gibt.
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Hausanschlüsse werden derzeit gebaut und es finden noch letzte Lückenschließungen in der Hauptrasse statt
    Neukirchen7– Viele Teilbereiche noch im Bau – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März   – Es gab eine kleine Verzögerung: Bautätigkeiten starten Mitte April, da wir in Neukirchen abhängig von Heringsdorf sind. Dort muss zunächst die Infrastruktur vorhanden sein, um in Neukirchen zu starten. Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Neukirchen starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt, weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht.  
    Wir warten auf eine Mitverlegung um das Signal von Grömitz  nach Neukirchen zu bekommen, deswegen verzögern sich unsere Baulichen Tätigkeiten weiterhin.
    Ratekau2– Tiefbau schon weit vorangeschritten
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätig.
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Bautätigkeiten im März begonnen – Geplante Fertigstellung des Tiefbaus im November 2024
    Wir liegen sehr gut in der Zeit  
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – LWL-Montagen laufen
    Scharbeutz2– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    Der Ausbau ist zu 97 % fertig
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Fertig ausgebaut  ✅
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte. – Zweite Bauphase für Spätentschlossene gestartet, wir liegen im Zeitplan.✅
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 97 % fertig

     

    1
    2

    Der Beitrag Update Ostholstein: Unsere neuen Tarife jetzt überall! erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 19.04.2024 13:54 | Update für Ostholstein im April

    Hat bei euch schon mal jemand unangekündigt an der Tür geklingelt und wollte eine Baubegehung machen? 🤔

    Normalerweise kommt das nicht vor, denn unsere Tiefbaupartner vereinbaren in der Regel immer einen Termin mit euch, wie übrigens auch gerade auf Fehmarn. Dort sind die Begehungen in vollem Gange. Wer noch keinen Termin hat: Checkt eure Mails auf Terminanfragen von der Firma Buelicom. 💡 

    Warum kommt es manchmal aber eben doch vor, dass wir unangekündigt vor eurer Haustür stehen?  

    Die Erklärung ist einfach: Wenn Termine kundenseitig kurzfristig nicht stattfinden können und unsere Kolleg:innen bereits in eurer Straße unterwegs sind, versuchen sie ihr Glück bei euch. So nutzen sie die Zeit effizient und es entstehen weder Lücken im Terminkalender noch verschiebt sich der Tiefbau aus solchen Gründen. 

    Nach wie vor sind wir gut im Zeitplan und planen das Ende der Tiefbauphase für den Dezember 2024. Genaue Fortschritte in den einzelnen Gebieten entnehmt gerne der folgenden Tabelle.  

    Aktueller Stand (Änderungen zur letzten Version wie immer gelb hervorgehoben) 

    Gemeinde Cluster Information 
    Ahrensbök – Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus. 
     
    – Tiefbauer (Gebrüder Hamann) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
     
    – Baustart für voraussichtlich April geplant  
    Baustart erfolgt 
    Altenkrempe – Fertig ausgebaut ✅ 
     
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit sämtliche Kunden, die sich noch kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an. 
    – Da die Glasfasertrasse („Glasfaser liegt in der Straße“) bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte. 
    Beschendorf – Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt, anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
     
    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen 
    Bosau fertig ausgebaut✅ 
    Dahme – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
     
    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt – anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
    Damlos – Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90% 
     
    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Ausbauarbeiten wieder aufnehmen. 
    Fehmarn – Baumaßnahmen starten mit dem neuen Bauunternehmen 
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung 
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März. 
     
    – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    Wir sind in die Baubegehungen gestartet. Die Firma Buelicom verschickt die Terminanfragen zur Begehung per Mail.  
    Göhl – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen. 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt, anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
     
    Die Ausbauaktivitäten: 
    – Der südliche Teil Göhls ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.  

    Die Arbeiten für den Bypass durch Gremersdorf starten.

     
    Gremersdorf – Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen 
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung 
    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    – Die ersten Bautätigkeiten sind für Anfang April geplant. Weil Gremersdorf das Glasfasersignal (Lichtsignal) via Heringsdorf erhält, müssen wir zunächst dort für die richtige Glasfaserinfrastruktur sorgen. 
     
    Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Gremersdorf starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt – weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht. Deshalb hat in diesem Fall Heringsdorf die Nase vor Gremersdorf. 
     
      – Der Bau ist in vollem Gange 
    Grömitz – Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2 
    Die ersten Hausanschlüsse werden montiert  
    Geplante Fertigstellung Mitte /Ende Q2 –  Es gab eine leichte Verzögerungen durch das schlechte Wetter  
     
    Randnotiz: 
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer. 
    Grube – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
    Aktuell sind wir im Zeitplan und es surfen bereits > 100 Grubianer* mit Highspeed
    * Ernsthafte Frage: Wie wollt ihr genannt werden, liebe Anwohnende in Grube? 
    Großenbrode – In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen 
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung 
    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    – Erste Bautätigkeiten starten im März 
    Ausbau gestartet 
    Harmsdorf – Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90% 
    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du im Anschluss an die Tabelle. 
     – Nur noch Restarbeiten übrig 
    Heringsdorf – Viele Teilbereiche sind noch nicht fertig – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“, bei dem das zukünftige Tiefbauunternehmen die „Löcher stopfen“ wird 
    – Tiefbauer (BSL) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    – Geplanter Baustart im März ist erfolgt. 
    – Bauanlauf ist passiert und wir starten im Ortsteil Rellin 
    Geplante Fertigstellung des Tiefbaus Anfang Q3 
    Kabelhorst – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen 
    Letzte Lückenschlüsse auf der Haupttrasse  
    Kasseedorf – Fertig ausgebaut ✅ 
    Kellenhusen – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
    Lensahn – Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90% 
    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Arbeiten wieder aufnehmen. 
    Malente – Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich 
    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen zum Ausbau aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben. 
     
    Wichtig: 
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind. 
     
    Für Kreuzberg planen wir die Fertigstellung im April.  – Um vorerst die Bahnquerung zu vermeiden, wird das Glasfasersignal über die bereits vorhandene Bahnquerung bei Timmdorf umgeleitet. Dort mieten wir uns dann für eine kurze Strecke auf einer Fremdtrasse ein, um das Lichtsignal nach Kreuzberg zu bringen.
    Manhagen – Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen 
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert 
     – Hausanschlüsse werden derzeit gebaut und es finden noch letzte Lückenschließungen in der Hauptrasse statt 
    Neukirchen – Viele Teilbereiche noch im Bau – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird 
    – Tiefbauer (Geidel) ist beauftragt 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März  
    Es gab eine kleine Verzögerung: Bautätigkeiten starten Mitte April, da wir in Neukirchen abhängig von Heringsdorf sind. Dort muss zunächst die Infrastruktur vorhanden sein, um in Neukirchen zu starten. Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Neukirchen starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt, weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht.
     
    Ratekau – Tiefbau schon weit vorangeschritten 
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird 
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt, zudem ist unser Nachunternehmen mih im Ortskern tätigt. 
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet 
    – Bautätigkeiten im März begonnen 
    Geplante Fertigstellung des Tiefbaus im November 2024 
    Riepsdorf – Tiefbau nahezu abgeschlossen 
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig 
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen 
    LWL-Montagen laufen  
    Scharbeutz – Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen. 
    – Der Ausbau ist zu 96 % Fertig 
    Schashagen – Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich 
    Schönwalde am Bungsberg – Fertig ✅ 
    Sierksdorf Fertig ausgebaut✅ 
    Süsel – Fertig ausgebaut ✅ 
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an. 
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte. 
    Zweite Bauphase für Spätentschlossene gestartet, wir liegen im Zeitplan. 
    Wangels – Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen. 
    – Der Ausbau ist zu 97 % Fertig 
    4
    0

    Der Beitrag Update für Ostholstein im April erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 14.03.2024 09:52 | Neues Update für Ostholstein:

    Good News – seit Mitte vergangener Woche sind in diversen Gemeinden die Bauaktivitäten wieder angelaufen.
    Auch für uns ein kleines Highlight und nicht ganz ohne Nervenflattern, denn einige unserer osteuropäischen Kollegen kamen zeitweise nicht über die von Bauern blockierten Landesgrenze. Deshalb an einigen Baustellen Start der Aktivitäten am Mittwoch und nicht am Montag.. Kannste dir echt nicht ausdenken. 🤦🏻‍♀️
    … und die zwei Tage Verzögerung gefährden natürlich keine Fertigstellungstermine.

    Das Enddatum für den Tiefbau in Ostholstein ist der Dezember 2024, selbst falls wieder Herausforderungen wie schlechtes Wetter, aufwändige Genehmigungsverfahren, verärgerte Landwirte, Materialknappheit oder, was niemand hofft, neue militärische Konflikte oder eine neue Pandemie um die Ecke kommen und uns einen Strich durch die Rechnung machen wollen.

    Bauleistung im Verlauf des Glasfaserausbaus

    Falls Ihr gerade diesen Artikel lest und euch fragt, weshalb trotz vermeintlichen Baustarts weit und breit keinerlei Tiefbauaktivitäten zu sehen sind, dank unseres Projektleiters Leon 👷🏼‍♂️ (hier ein Archivbild) ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Projektplanung. Insbesondere in der Startphase des Tiefbaus laufen die sichtbaren Bauaktivitäten eher langsam an, weil bspw. Bodenbeschaffenheit und Planung vor Ort berücksichtigt werden müssen, bevor die „Bagger rollen“ – anschließend wird mit „Vollgas“ ausgebaut. Sollte bei euch zum Ende einer angekündigten Tiefbauphase erneut der Eintrag „gähnender Leere“ auf den Baustellen entstehen, ist das in der Regel ein gutes Zeichen – dann wurde ein geplanter Puffer für nicht vorhersehbare Verzögerungen nicht benötigt.

    Aktueller Stand (Änderungen zur letzten Version wie immer gelb hervorgehoben)

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.

    – Tiefbauer (Gebrüder Hamann) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Baustart für voraussichtlich April geplant
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit sämtliche Kunden, die sich noch kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse („Glasfaser liegt in der Straße“) bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Bosau3– fertig ausgebaut ✅
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt – anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Ausbauarbeiten wieder aufnehmen.
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer (Hanse Pohl) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Letzte Woche Abstimmung mit dem Bauamt gab es eine Abstimmung mit dem Bauamt und wir starten im März mit den Terminierungen und Hausbegehungen.
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    Die ersten Bautätigkeiten sind für Anfang April geplant. Weil Gremersdorf das Glasfasersignal(Lichtsignal) via Heringsdorf erhält, müssen wir zunächst dort für die richtige Glasfaserinfrastruktur sorgen.

    Der Grund ist denkbar einfach – würden wir zeitgleich oder vorab in Gremersdorf starten, könnten unsere Glasfaser-Monteure nicht testen, ob ein Glasfasersignal in den verlegten Leitungen und Hausanschlüsse überhaupt ankommt – weil die Versorgung aus Heringsdorf noch nicht steht. Deshalb hat in diesem Fall Heringsdorf die Nase vor Gremersdorf.

    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet

    – Erste Bautätigkeiten starten im März
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.

    – Tiefbau wird fortgeführt
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Bauanlauf ist passiert und wir starten in Rellin
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Nachdem uns das schlechte Wetter am Anfang des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, konnten wir die Arbeiten wieder aufnehmen.
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben.

    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.

    – Für Kreuzberg planen wir eine Fertigstellung im April
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Erste Bautätigkeiten beginnen im März
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 96 % Fertig
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 98 % Fertig
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen.
    – Der Ausbau ist zu 97 % Fertig
    1
    1

    Der Beitrag Neues Update für Ostholstein: erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.

  • 08.02.2024 12:42 | Update zu Ostholstein: Bauzeitpläne werden ausgearbeitet

    Es ist wieder Zeit für ein Update aus Ostholstein! Nach unserem letzten Bericht im Dezember 2023 gibt es einige Entwicklungen, die wir mit euch teilen möchten.

    Unsere Planung, im März mit den Tiefbauarbeiten zu starten, steht nach wie vor nichts im Wege. In den letzten Wochen hatten wir Zeit, unsere neuen Partner im Tiefbau kennenzulernen und die Bauanlaufgespräche zu führen. Ein Bauanlaufgespräch ist ein Treffen zu Beginn eines Projekts, bei dem alle beteiligten Parteien zusammenkommen, um wichtige Aspekte des Bauprojekts zu besprechen. Dazu gehören typischerweise Details zu den Bauplänen, Genehmigungen, Sicherheitsvorkehrungen und die Koordination der Arbeiten. Das Ziel des Bauanlaufgesprächs ist es, sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein klares Verständnis für ihre Rollen und Verantwortlichkeiten haben und dass das Bauprojekt reibungslos und effizient abläuft.

    Diese Woche begrüßen wir die Tiefbauunternehmen bei TNG vor Ort in Kiel und freuen uns darauf, gemeinsam die Bauzeitpläne zu erarbeiten.

    Ein Bauzeitplan ist eine detaillierte Zeitleiste oder ein Zeitplan, der die verschiedenen Phasen unseres Glasfaserausbaus sowie die Zeitrahmen für die Fertigstellung festlegt. Er wird von unseren Kollegen aus Planung und Bau zusammen mit unserem Nachunternehmen erstellt, um den Ablauf des Bauprozesses zu organisieren und zu überwachen.

    Der Bauzeitplan umfasst typischerweise verschiedene Aufgaben, Meilensteine und Lieferungen, die während des Bauprozesses erforderlich sind. Er berücksichtigt Faktoren wie die Verfügbarkeit von Materialien, die Koordination von Arbeitskräften, Genehmigungsverfahren, Wetterbedingungen und andere potenzielle Verzögerungen. Durch die Erstellung eines detaillierten Bauzeitplans können wir sicherstellen, dass das Bauprojekt termingerecht abgeschlossen wird und dass Ressourcen effizient genutzt werden.

    Unsere neuen Tiefbau-Partner für Ostholstein:

    Welches Tiefbauunternehmen für welches Gebiet oder eure Gemeinde zuständig ist, erfahrt ihr in der Tabelle.

    Aktueller Stand

    Änderungen oder Neuigkeiten zum letzten Post (https://glasfaser.tng.de/ostholstein-ende-der-bewerbungsfrist-fuer-tiefbauunternehmen/) sind hier gelb markiert:

    GemeindeClusterInformation
    Ahrensbök2– Umfangreiche Tiefbaumaßnahmen stehen noch aus.
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer(Gebrüder Hamann) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Altenkrempe1– Fertig ausgebaut ✅

    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit unsere Kunden, die sich kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt „nur noch“ um den Anschluss der Altenkremper Haushalte.
    Beschendorf6– Der Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    – Parallel Verlegung von Gasleitungen, um den Boden nur einmal zu öffnen
    Bosau3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten bei den Hausanschlüssen, wie z.B abgeplatzter Putz an Hauswänden, Schönheitsreparaturen als Folge des Tiefbaus
    Dahme5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Der POP (Knotenpunkt) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    Damlos4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Fehmarn8– Baumaßnahmen starten mit dem neuem Bauunternehmen
    – Fehmarn ist Teil der Ausschreibung
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.

    – Tiefbauer(Hanse Pohl) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Göhl5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen.
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Die Ausbauaktivitäten:
    – Der südliche Teil (Göhl City) ist bereits vollständig ausgebaut, wird jedoch noch vom Norden durch eine Bahntrasse getrennt. Diese Bahntrasse kann aufgrund des parallelen Ausbaus der ICE-Strecke vor Ort nicht einfach überquert werden. Daher planen wir eine Art „Bypass“ um die Bahntrasse herum.
    Gremersdorf7– umfangreiche Tiefbaumaßnahmen sind noch durchzuführen
    – Gremersdorf ist ein Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Grömitz6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert
    – Geplant ist die Fertigstellung Mitte Q2

    Randnotiz:
    In allen „touristischen“ Zentren gelten spezielle Regelungen zum Schutz der Besucher, einschließlich Vorschriften zu Lärmemissionen und Einschränkungen im Straßenverkehr. Daher erfolgt der Ausbau in touristischen Gebieten langsamer.
    Grube5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Der für die Versorgung der Anschlüsse relevante POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    – Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Großenbrode8– In Großenbrode „City“ sind schon einige Arbeiten vorgenommen
    – Großenbrode ist Teil der Ausschreibung

    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Harmsdorf4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Heringsdorf7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die „Löcher stopfen“ wird

    – Tiefbauer(BSL) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    – Wir liegen weiterhin im Zeitplan für den Baustart zum 1. März.
    Kabelhorst5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig

    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist als wichtige Voraussetzung für Glasfaseranschlüsse in Kabelhorst an das Netz angeschlossen
    Kasseedorf1– Fertig ausgebaut ✅
    Kellenhusen5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist fertig gestellt
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Lensahn4– Der Ausbaustatus liegt hier bei rund 90%

    – Aufgrund des schlechten Wetters in letzter Zeit könnte sich die Fertigstellung des Bereichs bis Anfang Q2 verzögern. Warum Tiefbau und schlechtes Wetter sich nicht vertragen, findest du nach der Tabelle.
    Malente3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich

    – Aktuell verzeichnen wir eine erhöhte Anzahl von Anfragen aus Kreuzfeld. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in der Herausforderung einer Bahnstreckenquerung. Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Lösung wird sich voraussichtlich ins zweite Quartal verschieben.

    Wichtig:
    Dies ist unabhängig von Wettereinflüssen, da nur geringfügige Tiefbauarbeiten erforderlich sind.
    Manhagen6– Knotenpunkt(POP) ist an das Netz angeschlossen
    – Verbindung zu den Ortsnetzen wird im nächsten Schritt hergestellt anschließend werden die Hausanschlüsse montiert

    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Neukirchen7– Sehr viele Teilbereiche sind noch nicht fertig
    – Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Kurzgesagt ein “Flickenteppich“ bei dem das zukünftige Nachunternehmen die Löcher stopfen wird
    – Tiefbauer(Geidel) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Ratekau2– Beim Tiefbau ist schon sehr viel fertig
    – Dennoch gibt es noch Lücken, die das zukünftige Nachunternehmen schließen wird
    – Tiefbauer(Drögemüller) ist beauftragt
    – Das Bauanlaufgespräch fand statt, und der Bauzeitenplan wird derzeit gemeinsam erarbeitet
    Riepsdorf5– Tiefbau nahezu abgeschlossen
    – Ziel: Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2024 ist der Ausbau fertig
    – Ein POP (Knotenpunkt) in Grömitz ist an das Netz angeschlossen
    Um die Belastung für Anwohner zu minimieren und kosteneffizient zu arbeiten, haben wir uns mit dem Zweckverband darauf verständigt, parallel sowohl Tiefbauarbeiten für die Gas- als auch für die Glasfaserversorgung durchzuführen. Aufgrund von Verzögerungen in der Gasverlegung hat sich der Glasfaserausbau ebenfalls in der Region verzögert.
    Scharbeutz2– Trasse ist komplett fertig, es geht nur noch um den Anschluss einzelner Hausanschlüsse
    Schashagen3– Baulich sind noch kleine Restarbeiten an der Basisinfrastruktur und an den Hausanschlüssen möglich
    Schönwalde am Bungsberg4– Fertig ✅
    Sierksdorf3– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen
    Süsel1– Fertig ausgebaut ✅
    – Ab März beginnen wir mit der zweiten Bauphase und schließen damit die – Spätentschlossenen voraussichtlich bis Mitte des Jahres an.
    – Da die Glasfasertrasse bereits verlegt ist, geht es jetzt nur noch um den Anschluss der Haushalte.
    Wangels4– Baulich gibt es noch kleine Restarbeiten an den Hausanschlüssen

    Wieso verträgt sich Tiefbau nicht mit Regen?

    Leider gilt diese Info von Leon, unserem Projektleiter für Ostholstein aus dem Januar auch im Februar. Tiefbau sowie Schwimmflossen und Tauchermaske vertragen sich einfach nicht:

    Das nächste Update erwartet euch hier in unserem Blog zum Baustart im März. Falls ihr bis dahin Fragen habt, steht unser Team gerne telefonisch unter 0431 908908 oder per E-Mail unter info@tng.de zur Verfügung.

    Viele Grüße und bis zum nächsten Beitrag!

    Antonia, Leon und das Team der TNG

    1
    0

    Der Beitrag Update zu Ostholstein: Bauzeitpläne werden ausgearbeitet erschien zuerst auf TNG Glasfaser-Blog.